Krajská nemocnice Liberec: „urgent“ výrazně později, změna stanov prošla o jediný hlas. Co to znamená pro pacienty?

Liberecké Centrum urgentní medicíny (CUM) nebude hotové na přelomu let 2026/2027. Nemocnice oficiálně oznámila zpoždění o 12–14 měsíců: dokončení stavby se posouvá na 1. čtvrtletí 2028 a po dovybavení má být nový urgent nejpozději v létě 2028. Současně liberecké zastupitelstvo těsně (20 hlasy) schválilo změnu stanov KNL jako klíčový krok k připravované fúzi s českolipskou nemocnicí od 1. 1. 2026. Veřejná citlivost na dostupnost péče (čekací doby, přesuny odborností) tak logicky stoupá.

Liberecká krajská nemocnice prochází dvěma zásadními změnami najednou. Za prvé, novostavba Centra urgentní medicíny (CUM) – tedy moderního „urgentního příjmu“ s navazujícími pracovišti – nabírá zpoždění: dokončení stavby je nově plánováno na první čtvrtletí 2028 a do plného provozu má jít nejpozději v létě 2028. Akutní péče mezitím běží dál ve stávajících prostorách, takže v případě úrazu nebo náhlé indispozice postupujete stejně jako doposud (volání 155, případně příjezd na současný urgent).

Za druhé, město Liberec těsně schválilo změnu stanov Krajské nemocnice Liberec jako krok k připravované fúzi s českolipskou nemocnicí od 1. 1. 2026 (právně má jít o sloučení NsP Česká Lípa do KNL, a.s.). Pro běžného pacienta z toho vyplývají praktické otázky: kde a kdy se dostane k vyšetření či operaci, jaké jsou čekací doby, zda se přesouvají obory a jak se v areálu bude parkovat. Následující přehled „Co se stalo“ shrnuje termíny, čísla a to, co je už nyní jisté.

Co se stalo: termíny, čísla, závazky

Nový termín CUM: dokončení Q1/2028, uvedení do provozu nejpozději léto 2028 (původně přelom 2026/27). Navýšení ceny odhadnuto o 2–3 % proti vysoutěženým 3,15 mld. Kč bez DPH (≈ +60–70 mil. Kč). Důvody: havárie a přeložky sítí, přeprojektování částí (zejména laboratorních), úpravy energocentra a topného média.

Parkování: nový parkovací dům u CUM se má otevřít na konci října 2025; kapacita 329 aut + 9 motocyklů, zhruba 22 % míst pro zaměstnance. Nemocnice zároveň avizuje poslední dokončovací práce u vjezdu z Jablonecké.

Fúze Liberec–Česká Lípa: co přesně bylo schváleno

Změna stanov KNL prošla v Liberci o jediný hlas (20 pro). Nově má volbu vedení vykonávat valná hromada (akcionáři) místo dozorčí rady; cílem je zefektivnit řízení větší společnosti po spojení. Kritici mluví o riziku politizace, zastánci o odstranění „vet“ u klíčových rozhodnutí.

Jaká bude právní forma spojení: Liberecký kraj používá pro budoucí společnost označení „KNL+“, právně se ale připravuje fúze sloučením: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., bude sloučena do Krajské nemocnice Liberec, a.s. (rozhodný den cílí na 1. 1. 2026).

„Přechodné období“: Kraj uvádí, že po přechodném období do konce 2026 má být vedení společnosti voleno valnou hromadou. Neznamená to ale automaticky celoplošné přesuny oddělení; ty by musely být zvlášť oznámeny a projednány.

Sloučení znamená, že liberecká a českolipská nemocnice budou řízené jako jeden celek se společnými pravidly a jednou „hlavou“ (valnou hromadou akcionářů). Z pohledu běžného člověka je cílem ujasnit, kdo o čem rozhoduje, sjednotit postupy a lépe sladit kapacity – od plánování operací a nákupů až po sdílení přístrojů či personálu, když je potřeba zaskočit za chybějícího specialistu. V ideálním případě by to mělo zjednodušit orientaci v systému a omezit situace, kdy je pacient „přehazován“ mezi pracovišti bez jasného důvodu.

Důležité je, co se nemění hned: ordinace i oddělení fungují dál podle dosavadních režimů a všechny případné větší změny (např. přesuny oborů) musí být předem oficiálně oznámené. Prakticky to znamená sledovat informace nemocnice a kraje a při objednání pečlivě kontrolovat čekací doby a místo výkonu. Pokud dojde k úpravám (např. sjednocení objednávání nebo přesná pravidla pro to, kdy se jede do Liberce a kdy do České Lípy), mají se promítnout do oficiálních kanálů nemocnice – aby pacient věděl kam, kdy a proč.

Co to znamená pro pacienta

1) Akutní stavy / urgent:

Urgentní příjem KNL funguje dál v současných prostorách. Přicházející pacient projde tříděním podle naléhavosti. V život ohrožujících stavech volejte 155 (ZZS). Kontakty a orientace viz oficiální stránka oddělení.

2) Čekací doby a objednání:

Aktuální čekací doby neakutních výkonů a vyšetření nemocnice zveřejňuje online; sledujte je před objednáním a u komplexních výkonů žádejte potvrzení termínu.

3) Parkování a příjezd do areálu:

Otevření parkovacího domu se očekává na konci října 2025; počítejte s dočasnými úpravami dopravního režimu u Jablonecké.

4) Přesuny odborností?

Nejsou oznámené hromadné přesuny oborů z Liberce; připravovaná fúze řeší řízení a koordinaci, medicínské změny by byly transparentně komunikovány. Sledujte oficiální kanály kraje a KNL.

Proč to trvá: co je v zákulisí

Technologie vs. stavba: změny energocentra, přeložky sítí a přeprojektování laboratoří kvůli vývoji techniky prodloužily harmonogram; nemocnice je popsala jako levnější „teď“ než po kolaudaci.

Rozpočet: navýšení o 2–3 % proti vysoutěženým 3,15 mld. Kč bez DPH (≈ +60–70 mil. Kč). Kontrolu nákladů deklaruje vedení nemocnice i kraj.

Stavba nového urgentu probíhá za plného provozu nemocnice – a to je vždy složitější, než když se staví „na zelené louce“. Pod zemí vedou desítky let staré voda, kanalizace, plyn, elektřina a datové trasy; jakákoli jejich havárie nebo přeložka vyžaduje úpravy projektu i postupu prací, aby se nezastavil provoz oddělení. Do toho se promítá rychlý vývoj zdravotnických technologií: laboratoře, diagnostika či energocentrum musí splnit aktuální normy a potřeby, takže je výhodnější změny udělat teď, než později po kolaudaci.

Pro běžného člověka to znamená, že se na místě může objevit stavební ruch, dočasné objížďky a změny vstupů do areálu. Péče ale běží dál; nemocnice a kraj deklarují dohled nad termíny i náklady a změny mají průběžně zveřejňovat. Praktická rada pro pacienty: před návštěvou si zkontrolujte čas a místo vyšetření, sledujte aktuální pokyny nemocnice (parkování, přístupy) a nechte si časovou rezervu na přesun po areálu. Pokud by došlo k větší změně (např. přesun výkonu na jiné pracoviště), má to být oznámeno dopředu a srozumitelně.

Pozitiva i v době zpoždění: onkologie posiluje

KNL spustila obměnu radioterapie: pořizuje tři nové lineární urychlovače (po 10 letech), což má zkrátit čekací doby a zvýšit přesnost léčby. První dorazil v září, další mají následovat v prosinci a v březnu; celková investice > 388 mil. Kč (část z NPO).

Nové urychlovače znamenají pro onkologické pacienty hlavně více dostupných termínů a větší provozní jistotu. Když má nemocnice tři moderní přístroje, umí lépe rozložit zátěž, zkrátit čekání a zvládnout i plánované odstávky kvůli údržbě bez výrazných posunů v léčbě. Zároveň jde o technologický skok: současné ozařovací techniky umožňují přesnější zacílení dávky a šetření okolních tkání, což snižuje riziko nežádoucích účinků a usnadňuje návrat do běžného režimu.

Pro běžného pacienta to v praxi znamená jasnější a rychleji dostupnou cestu k terapii: po doporučení onkologa následuje plánovací vyšetření (CT), příprava ozařovacího plánu a samotná série sezení (počet a frekvence se liší podle diagnózy, vše určuje lékař). Vyplatí se včas potvrdit termíny, dorazit s malou časovou rezervou a sledovat pokyny nemocnice (organizace příjmu, příchody na plánovací CT, případné změny vstupů do areálu). Pokud by kvůli vytíženosti docházelo k úpravám harmonogramu, má je nemocnice oznámit předem a srozumitelně.

Rizika a co dál hlídat

Termín 2028 – realistické bude potvrdit až po montáži technologií a kolaudaci; nemocnice nadále komunikuje léto 2028 jako „nejzazší“ uvedení do provozu.

Model řízení po fúzi – posílení role akcionářů a změna volby vedení vyžadují jasné kontrolní mechanismy a průběžné zveřejňování dopadů na provoz.

Dostupnost péče – budeme porovnávat oficiální tabulky čekacích dob s reálnou zkušeností pacientů v ambulancích a operativě. (Sdílejte s námi svoji zkušenost – bez citlivých údajů.)

Dopravní dostupnost – režim parkování/vjezdu během dokončovacích prací a případných staveb v okolí areálu.

Největší riziko je provozní přešlapování, kdy se skluz staveb a technologických dodávek potká s běžným provozem. V praxi to může znamenat přeplněný stávající urgent, častější překládání neakutních termínů a větší chaos v objednávkách, pokud se nepodaří včas sjednotit informační systémy, objednávkové linky a navigaci v areálu. Kritické jsou „nudné“ věci: vzduchotechnika, medicinální plyny, energetika, BMS řízení, přístupy pro sanitky a čitelné značení pro pacienty. Jakákoliv chyba tady se okamžitě projeví frontami a zmatkem. Sledujte proto konkrétně: čekací doby (v týdnech), počet zrušených/přeobjednaných výkonů, dostupnost personálu na směnách a průjezdnost areálu pro sanitky i osobní auta.

Druhé velké riziko je řízení po fúzi. Těsná změna stanov sice slibuje rychlejší rozhodování, ale bez tvrdých pravidel může sklouznout k politizaci nebo „tiché centralizaci“ výkonů bez jasného vysvětlení. Pro pacienty by to znamenalo víc přesunů mezi Libercem a Českou Lípou, vyšší časové náklady a nejistotu „kde mě vlastně vezmou“. Tady není prostor pro mlhu: kraj a nemocnice musí měsíčně zveřejňovat srozumitelná data – čekací doby po oborech a pracovištích, počty přesunů výkonů, obsazenost klíčových týmů (ARO/urgent/operativa) a dopady na kvalitu péče. Pokud tato čísla neuvidíte a změny se budou dít potichu, je to varovný signál, že se řídí politická vůle, ne potřeba pacienta.

Shrnutí pro běžného pacienta

Urgentní příjem běží ve stávajícím režimu; v ohrožení života volejte 155.

Nový pavilon urgentu dříve než v roce 2028 nečekejte; nemocnice slibuje, že péče poběží bez výpadků.

Fúze KNL + Česká Lípa: kraj projekt označuje „KNL+“, právně má jít o sloučení NsP ČL do KNL, a.s.; změna stanov v Liberci prošla o jediný hlas. Sledujte oficiální oznámení k případným provozním změnám.

Čekací doby si ověřte před objednáním v online přehledu KNL.